打造西部样板标杆机场——兰州中川国际机场三期扩建工程建设综述_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

打造西部样板标杆机场——兰州中川国际机场三期扩建工程建设综述

2021-03-18 18:26

道）东侧365米处新建1条长4000米、宽45米的西二跑道，双向设置I类精密进近系统；在西二跑道东侧1870米处新建1条长4000米、宽45米的东一跑道，跑道北端设置Ⅲ类精密进近系统，南端设置I类精密进近系统。在西二跑道与东一跑道之间新建40万平方米T3航站楼及91个机位的站坪，27万平方米的综合交通中心。
2020年，该项目先后完成了民航专业工程及其配套工程设计、飞行区场道工程、民航及非民航监理、航站楼工程（一标段）、高架桥及落客平台工程等30个项目的招标采购工作，完成招标采购金额76.27亿元。
截至2020年底，兰州中川国际机场三期扩建项目共完成投资65.8亿元，飞行区场道工程完成挖方616. 85万立方米、填方401. 27万立方米，强夯处理123. 97万平方米，土方工程完成总进度的16%。T3航站楼、落客平台高架桥及附属用房试桩工程已全部完成，2020年建设任务圆满完成。
党建引领抢抓进度
兰州中川国际机场三期扩建工程现场指挥部副指挥长、工程部部长冶张全说：“春节过后，我们严格按照疫情防控常态化工作要求，积极组织项目复工，航站楼主体工程于正月初五复工，飞行区工程于正月初七陆续复工。根据项目总体工作计划，今年计划完成投资80亿元。”
2021年是“十四五”开局之年，更是兰州中川国际机场三期扩建项目重点建设年。三期扩建项目指挥部坚持以党建为引领，围绕机场建设抓党建，坚持政治学习和机场建设业务学习同步开展，党建任务和机场建设任务同步部署，党建制度和行政制度同步完善，党建工作和机场建设工作同步考核，党建活动和群团活动同步进行。
2021年兰州中川国际机场三期扩建工程以航站楼控制为主线，计划完成飞行区不良体处治、土方和地基处理工程施工，航站区总图土方工程，航站楼、综合交通枢纽、航站区附属房屋地基与基础工程，推进飞行区道面工程、航站楼、综合交通枢纽和航站区附属房屋主体工程，全年计划完成投资80亿元。
为此，项目现场指挥部将倒排工期、挂图作战、压茬推进，逐项建立任务清单，采取任务倒逼、责任倒查、时间倒推、工期倒排等措施，切实将工作压力传导到每个责任部门、每个参建单位、每个施工班组，确保年度投资建设任务保质保量甚至超额完成，为下一阶段工程项目建设打好坚实基础。通过工

上一页123下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月17日 04:28:48