快马加鞭 打造“西部样板标杆机场” 记者“探班”兰州中川国际机场三期扩建工程施工现场_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

快马加鞭 打造“西部样板标杆机场” 记者“探班”兰州中川国际机场三期扩建工程施工现场

2021-03-05 10:06

天马行空，它有利于缩短旅客从T3航站楼中央区域至四个指廊登机口及中转流程的平均步行距离，既满足旅客快捷乘机的需求，也提升了旅客候机乘机的舒适度。
据统计，截至2020年底，兰州中川国际机场三期扩建项目共完成投资65.8亿元，飞行区场道工程完成挖方616.85万立方米、填方401.27万立方米，强夯处理123.97万平方米，土方工程完成总进度的16%。T3航站楼、落客平台高架桥及附属用房试桩工程已全部完成。
2021年，兰州中川国际机场三期扩建工程以航站楼控制为主线，计划完成飞行区不良体处治、土方和地基处理工程施工，航站区总图土方工程，航站楼、综合交通枢纽、航站区附属房屋地基与基础工程，推进飞行区道面工程、航站楼、综合交通枢纽和航站区附属房屋主体工程。
掌上兰州·兰州晨报记者 王思璇

上一页1234下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月16日 19:14:59