插上“翅膀” 迎接腾飞的明天——兰州中川国际机场三期扩建工程建设综述_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

插上“翅膀” 迎接腾飞的明天——兰州中川国际机场三期扩建工程建设综述

2021-03-04 11:03

工程初步设计及概算。
2020年9月9日，兰州中川国际机场三期扩建工程正式开工建设。
二
兰州中川国际机场三期扩建工程主要在现有跑道（西一跑道）东侧365米处新建1条长4000米、宽45米的西二跑道，双向设置I类精密进近系统；在西二跑道东侧1870米处新建1条长4000米、宽45米的东一跑道，跑道北端设置Ⅲ类精密进近系统，南端设置I类精密进近系统。在西二跑道与东一跑道之间新建40万平方米T3航站楼及91个机位的站坪，27万平方米的综合交通中心。
安全生产是工程建设的生命线。项目建设过程中，结合甘肃省民航机场集团安全生产专项整治三年行动，兰州中川国际机场三期扩建工程现场指挥部时刻绷紧项目安全这根弦，将安全生产工作抓实抓细抓到位，不断完善工程质量管理体系，严格工程质量标准，强化工程质量监督，规范工程施工程序，确保各项工作有序推进。
2020年，该项目先后完成了民航专业工程及其配套工程设计、飞行区场道工程、民航及非民航监理、航站楼工程（一标段）、高架桥及落客平台工程等30个项目的招标采购工作，完成招标采购金额76.27亿元。
截至2020年底，兰州中川国际机场三期扩建项目共完成投资65.8亿元，飞行区场道工程完成挖方616.85万立方米、填方401.27万立方米，强夯处理123.97万平方米，土方工程完成总进度的16%。T3航站楼、落客平台高架桥及附属用房试桩工程已全部完成，2020年建设任务圆满完成。
三
2021年是兰州中川国际机场三期扩建项目重点建设年。春节刚过，项目施工单位就开始忙碌起来。
在施工现场，兰州中川国际机场三期扩建工程现场指挥部副指挥长、工程部部长冶张全介绍说，春节过后，指挥部就积极组织项目复工，航站楼主体工程于2月16日复工，飞行区工程于2月18日陆续复工。
2021年兰州中川国际机场三期扩建工程以航站楼控制为主线，计划完成飞行区不良体处治、土方和地基处理工程施工，航站区总图土方工程，航站楼、综合交通枢纽、航站区附属房屋地基与基础工程，推进飞行区道面工程、航站楼、综合交通枢纽和航站区附属房屋主体工程，全年计划完成投资80亿元。
如何确保年度投资任务、年度建设任务两大项目建设指标如期完成？
项目现场指挥部倒排工期、挂图作战、压茬推进，逐项建立任务清单，采取任务倒逼、责任倒查、时间倒推、工期倒排等措

上一页123下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月16日 18:52:10