兰州庙滩子整体改造项目全面复开工_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

兰州庙滩子整体改造项目全面复开工

2020-12-11 13:33

兰州庙滩子整体改造项目全面复开工

查看原图

复工现场。

查看原图

效果图。兰州日报社全媒体记者 杨晟途 摄
信息兰州网12月11日讯 据兰州晚报报道 12月10日上午，庙滩子整体改造元森项目1号地块安置工程复工，这标志着经过650多天等待和各级党委政府助力，备受社会各界特别是广大回迁群众关注、期待的庙滩子整体改造项目全面复开工。
1 确保安置楼项目早建成早交付
庙滩子整体改造项目位于城关区黄河北岸，是兰州乃至全省迄今为止最大的旧城整体改造工程，也是省市重点招商引资项目以及民心民生环保工程，对推动城关及兰州经济社会可持续发展、改善庙滩子地区群众住房具有重要意义。但由于资金和企业重组等原因，该项目自2019年3月停工至今，给广大拆迁安置群众的生产、生活带来了诸多不便和影响。据城关区政府相关负责人介绍，为破解难题早日实现复工续建，省市区政府多次与企业、施工单位商议复工问题，积极为业主们答疑解惑 。经过不懈努力，元森项目建设再次重启，让回迁群众“安居梦”得以实现。住房是民生之本，加快推进回迁安置房项目建设，对于满足回迁户住房需求和改善居住环境具有重要意义。今后，各部门将全速推进安置房项目建设，确保群众早日住上放心房和舒心房。各参建单位也表示，严格按照设计方案，集中时间、集中人力、集中精力，全力推进工程建设进度，确保安置楼早建成早交付。
2 架桥修路方便黄河两岸群众
兰州元森房地产开发公司总经理黄育城介绍，10年前我们在兰州成立元森公司，启动了黄河北旧城整体改造按钮，肩负起改变庙滩子地区脏乱差面貌的重担。为便捷黄河北快速抵达黄河南岸核心商圈，元森公司建设元通黄河大桥并于2016年通车，成为黄河风情线上景观与通行的重要大桥。为改善交通环境并让庙滩子地区旧改适应现代化都市，元森项目规划建设三横两纵五条规划道路。其中S409号路已于2019年9月实现通车，B411号道路、B404号道路、B408号道路也已局部通车，B404号道路北段、B400号道路西段预计近期开工。由于特殊原因，2015年元森项目运行受阻，导致后期出现一系列不良反应。2016年后，集团公司多次组建元森管理团队，进行商品房与拆迁安置房的建设，并于2017年至2020年陆续交房。但因企业自身等原因，元森项目在2019和2020年停工近两年，让庙滩子拆迁户与待交房的业主焦急万分，在此元森管理团队向拆迁户及业主诚心道歉。
3 元森项目所有地块全面复工
黄育城介绍，庙滩子整体改造项目共12个地块，其中2号和3号B、8号-1地块土地已转让，兰州元森地产开发建设1号、4号、5号、6号、7号、9号、10号、11号、12号地块，建设项目包含安置住宅、商品住宅、商业楼、综合办公楼、园区配套商业、中小学、幼儿园、社区服务中心、大型地下停车库等建设内容，共计80多栋建筑物，目前已竣工入住28栋建筑，开工在建23栋及待建37栋。此次复开工除了元森6号地外，所有地块工程全面动工。施工方由中国建筑第七工程局与甘肃第四建设集团公司承建。“今天庙滩子整体改造元森项目1号地块安置工程开工，标志着元森所有地块全面开始复工，其中以元森项目1号地安置地为主，兼顾9号地块、10号地块、7号地块等商品房。明年开春以后，除6号地外，元森所有地块实现100%开工，包括道路等配建项目。还计划2021年、2022年、2023年每年推出安置房、商品房，实现交楼、交房入住。”黄育城说。
兰州日报社全媒体记者 赵雨欣

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月14日 22:21:26