发力大干不停工 忠诚坚守显担当 甘肃路桥四公司承建各项目“大干快上”_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

发力大干不停工 忠诚坚守显担当 甘肃路桥四公司承建各项目“大干快上”

2020-10-10 12:49

金秋十月，是大干季节，是收获季节。甘肃路桥四公司各承建项目积极落实省公交建集团“双促双带”专项行动，全员坚守施工生产一线，在时间紧、任务重、要求高的重担面前，发扬苦干、实干、拼命干的务实精神，以超常规的工作态势、超常规的工作方法和思维定式，迅速形成合力，攻坚克难，在思想上不等不靠，进度上赶早超前，质量上不折不扣，安全上死盯硬守，全力以赴投入到“大干快上”的施工高潮中。
马桥一标：用“坚守和奋斗”向祖国告白

查看原图

马桥一标项目路面施工是今年的重要任务，剩余工期时间紧，任务重。项目部科学部署，有力推进，充分发挥青年突击队作用，施工前组织召开专题会议，对施工细节处理进行详细的技术和安全交底，同时配备专业素质强、业务能力精的路面施工队伍，强化过程管控，提升路面施工质量;项目部动态监控，适时调整，对容易出现问题的环节认真梳理，积极协调解决，确保各施工环节转换流畅;组织召开质量安全专题会议，对各分部分项工程质量、实体及原材料检测、生产安全等进行全面排查，确保项目施工安全高效进行，同时根据项目特征及工期需求，实行项目负责人“包保制”，在防护、交安及附属工程施工中，统一部署协调，合理分配，加快施工进度。
潍青四标：目标不变任务不减 持续推进项目大干

查看原图

潍青四标项目自7月进场以来，前后协调、上下协同，积极与业主单位和地方政府沟通，努力解决制约项目建设的多重因素，现已完成项目部驻地建设使用，拌合站地基处理及场地硬化，生活区宿舍建成使用，120型混凝土拌合站建成使用。预制场自9月7日开始进场施工，在进度高压之下，全员通宵熬夜，加班加点，目前生活区地坪硬化已完成，主路场地硬化完成70%，龙门吊基础开挖及浇筑完成45%，小型构件预制场及存放区地基处理完成95%。在双节来临前夕，项目部组织开展“党旗在飘扬 党员在行动 安全质量进度我保证”暨“秋季百日大干”活动，制定安全、质量、进度目标，大干态势已基本形成。
王夏六标：创新驱动，科技引领促进度

查看原图

王夏高速是《甘肃省省道网规划》中18条联络线之一，是实现甘肃省县县通高速的重要目标路段，建设意义重大。面对高寒缺氧，有效施工期短等困难，王夏六标项目全员充分发扬逢山开路、遇水架桥的奋斗精神，始终把提质量、保安全做为核心，将精益求精作为项目建设目标，打造企业隧道创新品牌。针对全线控制性工程拉卜楞特长隧道，依托甘肃省隧道工程研究中心，开展有效服务于项目生产实际的“产、学、研、用”一体化工作流程。自主研发的二衬防空洞监测设备，解决了隧道施工二衬空洞预防难的问题，降低了后期出现空洞的二次注浆费用;水基柔性防水材料止水施工技术的应用，解决了公路隧道浅埋富水段止水施工难题;聚能水压光面爆破技术的研用，充分发挥聚能管爆破时“气楔效应”对围岩产生良好的切割效果和水袋均匀传递爆能的双重优势，高效利用炸药能量，以减少对围岩的扰动，较好地控制开挖轮廓，降低烟尘，加快施工进度、有效节约成本、保护作业环境。王夏六标项目全体参建人员用创新赶超施工进度，用坚守助推企业发展。
彭大三期一标：全线同力保进度，佳节不忘“战陇东”

查看原图

彭大三期一标路线全长23.81公里，分为两段落，第一段落位于平凉市崆峒区香莲乡与草峰镇境内，第二段落位于华亭市安口镇吴家堡子。项目全线目前正在紧张有序的组织施工，各作业面均配备了充沛的施工力量，拌合站、钢筋加工场、预制场等全力生产，各环节有条不紊、快速优质的推进着。全体参建人员依然忙碌在施工一线，以齐心协力、荣辱与共的团结奉献精神持续战斗，以坚守岗位、分秒必争的热情投入项目建设中，全力以赴，确保吴家堡枢纽立交年底通车任务及全年产值任务顺利完成。
甜永项目：劲头不减画“句号”

查看原图

甜永三标、四标项目虽已进入项目收尾阶段，但项目建设一线全体参建人员劲头不减，人员不少，机械不停，你争我赶提质量、赶进度、保安全，全力为项目通车加油助阵。
甘肃路桥四公司全体员工心潮澎湃、奋勇争先，以实际行动诠释路桥人的责任和使命，用“坚守和奋斗”向祖国告白，以饱满的热情和昂扬的姿态，实干建功，大干快上，确保年度目标任务圆满完成。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月29日 10:21:44