兰州二中雁滩分校项目竣工_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

兰州二中雁滩分校项目竣工

2020-09-18 10:42

兰州二中雁滩分校项目竣工

查看原图

信息兰州网9月18日讯 据兰州晚报报道 9月17日，记者从兰州建投公司了解到，由该公司负责实施的兰州二中雁滩分校项目于日前达到竣工标准。
作为省市重大民生工程，为确保项目24小时有施工、有协调、有监督、有效果，兰州建投实业公司成立了分班次调配项目“突击队”。自项目开工建设以来，梳理出项目工程建设的难点、关键点和节点，细化项目到各单体、各施工阶段，确保责任到人、到日、到事，做到了合理优化资源配置，科学优化施工措施，强化了现场管理。
项目开建以来，先后克服了电力公网迁改、场地狭小、平面工序多、立体多交叉等困难。在确保安全、质量的情况下，各参建单位迎难而上，先后完成2019年冬季主体抢工及2020年疫情后百日攻坚工作，通过手续串联办理、同步征拆、穿插建设。建设人员24小时轮班，仅用280天就完成了原定425天的建设任务，缩短了145天的工期。“项目已于8月21日完成预验收工作，8月31日完成项目竣工验收工作，经查验项目质量合格，达到竣工标准。”兰州建投公司相关负责人说。兰州二中雁滩分校将改善当地教育资源分布不均问题，有效弥补优质高中教育资源短缺现象，缓解雁滩地区“择校难”问题。
兰州日报社全媒体记者 杜志超 文/图

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月24日 16:42:38