让群众喝上放心水——积石山县加快南部水源改造提升工程建设侧记_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

让群众喝上放心水——积石山县加快南部水源改造提升工程建设侧记

2020-09-18 09:46

让群众喝上放心水
——积石山县加快南部水源改造提升工程建设侧记
新甘肃·甘肃经济日报通讯员 滕汉霞
9月15日，在积石山县小关乡尕阴洼村南部水源改造提升工程施工现场，挖掘机起降不停，推土机、运输车……各种大型机械齐上阵，施工现场紧张而有序。“为了抢工期抢进度，施工队风雨无阻。”县水务局副局长李效平说。
据悉，为了进一步巩固脱贫攻坚成效，进一步提升农村群众生活质量，积石山县积极争取南部水源改造提升工程项目，该工程建成后将有效解决小关、银川、铺川等南部6个乡镇、36个行政村、6.49万人原有南部农村饮水安全工程供水能力不足、现有净水厂净水能力无法满足要求，且局部地区还存在生活用水为苦咸水，饮用水质量差的问题。
积石山县南部水源改造提升工程总投资为3681.77万元，设计供水规模为4837.72m³/d，年最大供水量为178.8万m³。将新建20万m³调蓄水池一座；净水车间1座，门卫室1座，管理房10间，800m³清水池2座，埋设各类管道2880m。8月1日开工建设，计划于2020年底完成建设任务。截至9月14日，已完成调蓄水池土方开挖30.62万m³，完成率为65.15%；完成C20砼预制块62911块，完成率为66.22%；完成调蓄水池填筑6540m³，完成净水厂厂区平整，正在开展清水池钢筋绑扎，完成投资1250万元，完成投资率34%。按照扶贫资金管理办法，预付工程款的50%的要求，完成资金支付1576万元。
“这只是积石山县南部水源改造提升工程调蓄水池工程的一个场景。目前，我们正在加班加点实施各标段工程。下一步我们将根据建设方案，倒排工期，严格执行工程进度日报制，做到科学有序，全力确保年底前完成南部水源改造提升工程，真正让群众吃上稳定水、干净水、放心水。”积石山县水务局局长马鹏飞说。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月24日 16:51:09