这条马路开挖后为何又停工了？ 兰州西固城投：部分拆迁工程迟迟不能动拆所致_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

这条马路开挖后为何又停工了？ 兰州西固城投：部分拆迁工程迟迟不能动拆所致

2020-09-16 09:42

这条马路开挖后为何又停工了？
西固城投：部分拆迁工程迟迟不能动拆所致

信息兰州网9月16日讯 据兰州晚报报道 “西固人家东侧大门前的道路封闭改造施工，使道路东侧商铺生意受到影响，但近几日工程又停工了，是不是工期又得延长？”9月14日，西固区西固人家（兰棉厂家属院附近）商户通过晚报新闻热线4286666反映，由于道路施工缓慢，除了影响商家的生意外，附近小区业主前往市场买菜也得绕道，极为不便。记者随后走访了西固区城投公司了解工程进展情况，项目负责人回应称，该工程总工期为180天，目前还剩下3个月时间，但受项目红线内拆迁工程影响无法及时施工，就此问题，他们已经向相关部门进行了反映，正在推进当中。
居民出行受影响
“西固人家东侧大门前的道路封闭施工近一个月了，至目前就只是道路开挖，而且将原来供市民通行的涵洞也封闭了，附近小区的居民出行受到影响，上下班的人们和上下学的孩子们都要绕道。”西固人家部分居民说，道路开挖后，每次下雨开挖的路面上都会出现积水情况，进入小区的车辆就会将泥水带入小区和马路上，严重影响市容环境。记者在现场看到的情况也的确如此。
中午时分，东侧的小餐饮店陆续有食客前来就餐。“我们几个在附近打工，经常在此吃饭，自从道路开挖后，不知啥原因施工缓慢，给周围人的生活带来的影响还是很大的。”几位就餐者如是说。
部分餐饮店及超市的老板说，最近一段时间他们的营业受到了不同程度的影响，希望政府相关部门及施工方加快工程施工进度，尽早完工。
施工为啥搁浅了？
据施工方甘肃隆峰建设集团有限公司相关负责人说，该项目为兰新线沿线(兰棉厂)铁路涵洞提升改造项目。
工程主要包括道路工程，桥涵工程，排水工程及照明交通等配套附属设施。“目前，我们已经对涵洞项目南侧施工25%的工程量，但因项目红线内部分拆除工程迟迟不能动拆而搁浅，西固区政府要求整个项目于11月30日完工并具备通车条件，如果红线内的彩钢房和围墙拆除了，施工方将加班加点施工，按期完工。”甘肃隆峰建设集团有限公司周工说：“施工过程中，我们对涵洞周边的排水管网进行了改造，将管网接到了西固中路市政管网，彻底改善以前下雨就出现积水的情况。同时，项目建成后，下穿引道地下和地上都可以通行，到了西固人家东门前为双向4车道，将彻底缓解西固南北通行的瓶颈问题。”
西固城投：正有序推进工程进度
西固区城投公司负责该项目的苏经理说，该项目为西固区政府2020年确定的为民兴办的10大民生工程之一，工程的开工建设意味着为老百姓解决出行难的问题，但因工程施工难度大，除了地下各种管线改迁问题外，还有改造道路东侧一排彩钢房需要拆迁的问题。
“目前用于营业的彩钢房都属于违建，2019年法院已经定性了，而且也进行了告知，目前已过了告知期，城投公司已经与西固区人民法院、兰州市交警支队、西固区住建局、兰州市自然资源局西固分局、西固区统征办、西固区城市管理局等相关单位进行了衔接办理了相关手续。”苏经理说，下一步，他们打算请西固区住建局等相关部门抓紧做好征拆工作和疏导交通事宜，做好民众的解释工作，并依法依规有序推进民生工程进度，争取在政府部门规定的时间节点内完工。
兰州日报社全媒体记者 滕效宏 文/图

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月24日 04:45:52