热烈庆祝G312线凤平段改建项目主体工程顺利完工_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

热烈庆祝G312线凤平段改建项目主体工程顺利完工

2020-09-07 16:50

众志一心创精品 奋发五载克难关
九月伊始，由甘肃路桥第三公路工程有限责任公司承建的G312线凤平段改建项目高平至何家坪试验段路面完成铺筑施工，标志着G312线凤平段改建项目主体工程顺利完工。
G312线凤平段改建项目作为我省“十三五”综合交通运输规划重点建设项目，位于甘肃省平凉市辖区，起点位于泾川县窑店乡境内的凤口（甘陕交界），终点至崇信县散花沟口。主线长度60.3公里，项目投资5.86亿元。该项目的建成将极大地改善平庆地区路网结构，提高国省干线公路路况水平和输送能力，为加快六盘山特困地区区域经济与社会发展，落实陇东片区“精准扶贫”具有重要意义。
凤平项目一期、二期沿汭河两岸长距离布线，项目穿越黄土高原特有的塬区和林区，地形地貌较为复杂。线路两次上跨G22高速，全线新建桥梁9座，翻新桥梁6座，深路堑设计挖方量巨大。项目对罗汉洞长大下坡进行了分幅改造，建成通车后，将使该路段长距离大下坡易引发重特大交通事故的问题得到彻底解决。

查看原图

凝心聚力克难关
2015年10月进场以来，甘肃路桥三公司全体参建人员统一思想、明确目标，项目部不等不靠，优先做好总体布局。一方面积极完善施工图优化设计，提前谋划场站建设，打通施工便道；另一方面组织精英和骨干力量，主动协调各级关系，重点解决征迁难题。
项目高何段穿越泾川县国家二级公益林区，林地审批十分严苛，导致该段工程迟迟不能开工。
针对可用建设用地分段提供的实际情况，项目部认真梳理施工任务，继续加大征迁协调力度，科学调整施工进度计划，在可施工区域全面加强施工力量，抢抓有效工期。项目部开展了“大干60天”和“抓管理、重质量、保安全、促进度”劳动竞赛，通过加强施工组织管理全速推进项目建设，以大班或连班作业赶超施工进度；通过制定重奖重罚措施，激发技术骨干创新引领和劳务班组创效攻坚的热情；通过严肃考核和及时纠偏，对工程量及产值完成情况实时跟进，在实际工期被大大压缩的情况下不减任务、不降目标，力争圆满完成全年施工进度总目标。

查看原图

精益求精创品质
面对严苛的建设标准和困难重重的客观实际，项目部组织精干力量在技术方案等

上一页123下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月19日 21:22:38