庆阳市海绵城市建设完成投资36.6亿元_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

庆阳市海绵城市建设完成投资36.6亿元

2020-08-24 16:46

我市海绵城市建设完成投资36.6亿元
信息兰州网8月24日讯 据陇东报报道（实习生张倩 记者李彬）8月19日，记者从市海绵办获悉，今年以来，我市以所有海绵项目建成投用、圆满收官为目标，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，对海绵项目优先复工、有序实施，海绵城市建设工作取得突破性进展。截至6月底，国家批复的256个项目已完工126个，开复工126个，未开工4项，开复工率98.4%；批复总投资47.35亿元，已完成投资36.6亿元，投资完成率达到77.3%。
年初，面对新冠肺炎疫情的影响，我市坚持“外防输入，内防反弹”的原则，督促各施工企业严格按照新冠肺炎疫情防控的要求，对所有外省（市）来庆参与海绵项目人员，进行详细个人信息登记，定点隔离，及时报备，全面管控，落实定时消毒、错峰上岗、体温监测、卫生保洁等管控措施，施工现场实行封闭式管理，坚决阻断外部疫情输入风险，切实保障施工安全。对社会关注度高、海绵指标贡献大的湖体和沟道治理项目，及时组织人员进场开工建设。与4家项目公司分别签订了《2020年项目建设任务交办清单》，将每个项目责任抠到具体人，开工抠到天，完工抠到月，实行奖罚制度。
为加快推进海绵城市项目建设，我市建立前期手续推进长效管理机制，实行“任务清单+责任清单+进度表”工作方式，对西湖、张铁沟等20个重大骨干海绵项目签订责任书，明确责任、任务及时限。每周上报工作专报，报告进度，指出问题，提出建议。以目标倒逼任务，以时间倒逼进度，加快前期手续办理，确保项目按期开工。充分用足用活省委、省政府在新冠肺炎疫情防控期间支持项目建设的利好政策，采取线上、线下相结合的办理方式，全力加快项目前期手续办理工作。截至目前，256个海绵项目前期手续已办理到位。
在专项资金管理方面，我市严格支付程序，事前有审批，事中有监管，事后有跟踪，切实做到财政资金专款专用。截至目前，累计支付国家、省和市财政补助资金10.99亿元，资金支付率达到82.45%，有力保障了项目建设。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月15日 13:34:01