嘉峪关酒泉机场改扩建项目建设高效率推进_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

嘉峪关酒泉机场改扩建项目建设高效率推进

2023-05-12 15:48

嘉峪关酒泉机场改扩建项目建设高效率推进

每日甘肃网5月12日讯 据嘉峪关日报报道（融媒体中心记者白艳华）近日，记者了解到，嘉峪关酒泉机场改扩建项目高效率推进，项目进展顺利。
据了解，在省市及相关部门的通力协作下，项目已完成用地规划、工程规划许可、工程施工许可和施工、监理、设备采购、检测监测等招标工作。截至目前，建设项目累计完成项目投资1.39亿元，已完成航管楼主体工程和塔台主体7层混凝土浇筑，完成跑道、机坪道肩拆除及槽底整形工作，跑道底基层施工完成80%，基层施工完成60%以上，道面混凝土施工完成10%，助航灯光工程完成电缆沟开挖30%，灯箱基础制作40%，二次电缆保护管敷设65%，消防涂塑钢管焊接56%，飞行区附属工程以及复航相关的航站区附属工程均按照预定工期计划稳步推进，专项验收、行业验收、飞行校验、航空资料上报等各环节工作正紧盯程序，压茬推进，建设项目正争分夺秒、有序、顺利、高效推进，确保按照市委市政府要求，实现9月7日机场复航目标。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年01月01日 20:14:15