平凉市集中攻坚新开工项目前期手续办理工作_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

平凉市集中攻坚新开工项目前期手续办理工作

2023-04-10 15:36

我市集中攻坚新开工项目前期手续办理工作
每日甘肃网4月10日讯 据平凉日报报道（记者刘英娜）扎实做好项目前期工作，是把握工程建设窗口、加快推进项目建设的先决条件。今年以来，我市把加快计划新开工项目前期手续办理，作为深入开展“项目攻坚突破年”活动的“头件大事”来抓，集中梳理、分批交办、跟踪推进、高效联动，确保一季度50%以上的计划新开工项目完成前期、按期开工。
为做好项目前期准备工作，我市抽调自然资源、生态环境、住建等部门业务骨干，组建项目前期攻坚专班，以问题、目标、效果为导向，逐县（市、区）、逐项目对接靠实，量化分解任务，提出切实可行措施，明确时间节点和责任人，确保项目前期排查工作压茬推进。
同时，对前期手续细化为可研审批（核准、备案）手续、用地预审与选址意见书、环境影响评价、初步设计审批、招投标手续等13个方面，通过建立平凉市2023年高质量发展项目审批手续办理进展情况督办系统，适时调度410个新开工项目进展，对项目前期手续办理过程中存在的堵点、难点，按领域、按类别以“递单子”的形式向市直行业部门分类交办，由行业主管部门跟踪盯办、限期办结，压紧压实各方责任。需要省级以上层面审批的，督促及时衔接汇报省级行业主管部门支持，争取项目资金；需市级审批的，督促市直相关部门加快完成用地预审和选址意见书、可研、初设、环评、施工图审查和施工许可等前期要件，依法依规高速推进项目建设；对县级审批的，督促县（市、区）政府统筹安排、平行推进、形成合力，加快办理进度。
为全力推动全市2023年新建重点项目早落地、早开工、早投产、早达效，市项目攻坚办建立了项目“红黄蓝牌”预警机制，对项目审批推进不力、进度缓慢的进行“红黄蓝牌”预警，并逐事项逐环节跟踪督办，直至前期要件齐全、项目开工建设，用一季度“开门红”保全年“目标稳”。
“我们以‘三抓三促’行动为总抓手，以‘项目攻坚突破年’为契机，以起步就是冲刺、开局就是决战的精神状态，深入开展重大项目攻坚行动。至目前，项目攻坚突破年工作专班办公室已向9个市直部门和各县（市、区）政府交办118个项目问题，全力督促相关部门限期办理。”市发改委相关负责人表示。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月16日 06:30:40