白龙江引水工程前期工作取得重要进展_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

白龙江引水工程前期工作取得重要进展

2023-03-31 08:48

白龙江引水工程前期工作取得重要进展
每日甘肃网平凉讯（新甘肃·甘肃日报记者王朝霞）记者从日前在平凉召开的白龙江引水工程前期建设推进会议上获悉，白龙江引水工程已列入全国水网规划纲要、全国150项重大水利项目清单和水利部2023年重点调度的60项重大水利项目清单，我省相关部门与设计单位及工程建设涉及的6市州26县区共同努力，积极谋划配套工程建设、研究工程资金筹措、统筹区域水资源联合调配等，为实现今年省政府工作报告确定的“力争白龙江引水项目获批建设”的目标任务奠定了坚实基础。
2020年省政府印发《甘肃省水安全保障规划》，规划了“四横一纵、九河连通、多源互济、统筹调配”的全域供水网络体系，以彻底有效解决全省缺水问题。白龙江引水工程作为全省水网“四横”中的最后“一横”，不仅是解决甘肃东部地区资源性、水质性缺水问题的根本途径，是连通丰水的长江流域与缺水的黄河流域有效举措，也是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、促进国家能源基地建设、助推黄河流域生态保护和高质量发展、实现维护最广大人民根本利益的德政工程。白龙江引水工程将从长江流域调水到黄河流域，陇东泾渭河流域的天水、平凉、庆阳3市及陕西延安市，将彻底解决革命老区群众生活生产用水问题。
省委、省政府高位推动，省直有关部门和沿线地方政府大力支持，2022年白龙江引水工程先后完成水利部可研报告审查、移民安置规划大纲审批、移民安置规划报告审核、水土保持方案审批；完成自然资源部工程建设用地预审；对接长江委完成流域机构工程合规性审查；对接长江渔办完成白龙江特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响评价审查。2022年8月，水利部将白龙江引水工程可研审查意见报送国家发展改革委，完成“出部入委”；10月，甘陕两省发改委共同向国家发展改革委报送了工程可研报告；12月，中咨公司审查了工程可研规划专题报告。今年1月，生态环境部环境评估中心完成环评报告审查。目前，白龙江引水工程已具备国家发展改革委立项后即开工建设试验段的条件。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月17日 15:58:07