新区城投集团全力推进项目建设质效并进_CmsTop

首页 > 资讯 > 区县 > 兰州新区 >

新区城投集团全力推进项目建设质效并进

2023-03-23 10:36

件。
据悉，科东路和科体路南延段道路工程作为城市主干道，是兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目的重要组成部分。道路全长9654米，路幅宽度50米，主要建设内容包括道路、排水、中水、涵洞、照明、道路绿化、交通附属设施等工程。项目建成后，对发展多式联运、带动现代物流、提升区域竞争力和对外投资形象具有积极促进作用。
“项目开工后，我们积极与兰州海关对接装饰装修方案，合理安排材料进场及运输计划，加快项目建设进度，确保10月具备完工验收条件。目前已完成技术业务楼封顶、二次结构砌筑及外立面、给水主管道、连廊铝单板、地弹门的安装，窗户、幕墙玻璃安装完成80%，水电安装完成70%，消防水系统完成70%，消防防排烟安装完成60%，正在进行连廊铝单板安装，门口雨棚玻璃安装，强弱电穿线，防排烟风机风管安装等工作。”项目负责人陈向阳介绍道。
兰州日报社全媒体记者 张建平 通讯员 赵惠
责任编辑：张军

来源：兰州日报

上一页12下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2025年12月26日 21:24:25