S28灵华高速项目全面复工进展顺利_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

S28灵华高速项目全面复工进展顺利

2023-02-27 17:36

S28灵华高速项目全面复工进展顺利
五龙山1号隧道贯通 2号隧道正在施工
每日甘肃网2月27日讯 据平凉日报崇信报道（记者张成龙）记者近日从S28灵华高速项目部获悉，正在建设中的S28灵台至华亭高速公路于2023年2月6日全面复工，其中隧道工程于1月30日率先复工。
目前，已完成总体工程的90%，一期工程全线7座隧道全部双线贯通，五龙山1号隧道于2022年12月31日全面贯通，正在开展速调、桥梁、路面施工作业。
“五龙山1号隧道属于桥接隧道，是整条线的架梁通道，如果这个隧道不贯通，所有梁都无法架设，路面也无法施工。因此，这个隧道的贯通标志着灵华项目隧道工程建设取得了突破性进展。”灵华高速三分部项目副经理穆天书说。
穆天书介绍：“五龙山1号隧道单洞全长2000米，位于甘肃省平凉市崇信县境内，其中左洞长1025米，右洞长975米，隧道净宽10.25米，是全线重点控制性工程之一，属岩质隧道，地质条件复杂多变。”
“这里施工要面对地质条件差、初支变形、局部坍塌、掌子面失稳等许多困难，我们先后多次衔接，组织专家勘查现场、反复研究论证、制定实施方案，确保了隧道顺利贯通。”穆天书介绍，在实施过程中，他们严格按照“短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测”的施工原则，合理优化施工方案，不断加强过程管控，确保各项工序满足设计要求。同时，严抓隧道施工安全管控，严格执行24小时带班制度，确保了隧道施工安全有序施工。
“现在我们主要在进行隧道内附属工程施工作业，主要包括二衬、电缆槽、调频层、混凝土路面、后期交安机电等，等这些活干完就可以给路面铺油了。”穆天书说，目前拌和站、路面备料等工作已经启动，进场工作人员150多人。
据悉，S28灵台至华亭高速公路项目主线起点位于我市灵台县城西水泉村，终点至华亭安口镇石堡子（高庄），枢纽立交与G85银昆高速公路彭阳至大桥村段相接，路线全长99.721公里，采用双向四车道高速公路标准设计，主线速度80km/h。其中，甘肃灵华三分部路线全长10.76公里，主要包括路基工程、桥涵工程、停车区、五龙山1号隧道、五龙山2号隧道等工程内容。该条道路的建成将打通华亭、崇信

上一页12下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月18日 15:50:59