关于兰州市启动实施城区排涝防涝重点工程的通告_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

关于兰州市启动实施城区排涝防涝重点工程的通告

2023-02-04 21:48

近年来，受汛期强对流、强降雨等极端气候的影响，兰州市部分路段易发生积水内涝，给市民群众生活带来不便。为解决城区部分路段内涝问题，提高部分路段排水能力，保障市民群众的生命、财产安全，兰州市在认真规划、充分论证、专业评审的基础上，启动实施城区排涝防涝重点工程。
城区排涝防涝重点工程批复投资16.44亿元，建设周期为5年。根据兰州市雨、污水管网实际情况，2023年计划实施两个批次的工程。
第一批次施工路段涉及城关区雁北路、雁东路、南滨河东路、雁西路、武都路、张掖路、静宁路、盐场路、平凉路、南昌路、农民巷、东郊巷等13个路段（点位），七里河区小西湖北街、体育街、武威路双洞子、南滨河路（小西湖泵站至吴家园泵站）等4个路段（点位），于2023年2月4日开工，力争5月30日前（兰州市汛期来临前）完成雨水管道建设任务，9月底前完成污水管道建设任务。
第二批次计划改造城关区静宁路、酒泉路、佛慈大街、火车站西路、和政路、南河南路、碧桂园桥积水点、兰大二院积水点、甘南路等10个路段（点位），七里河区南滨河路、华阳街、光华街、西站东西路、建西东西路等10个路段（点位），计划今年4月底开工，年底前完成建设任务。
城区排涝防涝重点工程完成后，将提升兰州市主城区道路汛期排水能力，减少汛期内涝问题发生，保障市民群众汛期出行安全。同时，提高城区污水收集能力，解决污水乱排风险和隐患，保障黄河兰州段水质安全，提升生态环境质量。
因该工程工期紧、任务重，涉及路段多在城区主要路段，工程建设中需占用道路的部分路面进行封闭施工。为了尽快推进城区排涝防涝重点工程的施工，在今年汛期前解决部分路段内涝问题，同时在施工过程中最大限度降低工程建设对市民群众出行的影响，兰州市将精心组织，多措并举，推进工程取得良好效果。一是住建部门对每个施工路段（点位）制定详细工程方案，提前协调可能涉及的电力、燃气、供水、供热、通讯等管线迁改问题，合理安排施工工序。二是工程开工后，住建部门督促施工单位24小时不间断施工，有效组织和调度施工力量，最大限度缩短工期。三是公安交警部门会同住建部门、施工单位对施工路段（点位）逐一现场查勘，逐个制定交通疏解方案，合理进行施工围挡，并根据施工进度及时优化围挡范围、恢复道路通行。四是对学校、幼儿园周边施工路段（点位），结合交通通行需要，住建部门会同公安交警部门有针对性的

上一页12下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月30日 16:55:31