引洮二期庄浪应急供水工程加快推进_CmsTop

首页 > 资讯 > 甘肃 >

引洮二期庄浪应急供水工程加快推进

2022-12-06 22:12

引洮二期庄浪应急供水工程加快推进
每日甘肃网12月6日讯 据平凉日报庄浪报道（记者杨璇 薛人肇）引洮二期庄浪应急供水工程是省政府列入2022年为民办实事的项目之一，是庄浪水利建设史上投资最大、规模最大的“民生工程”，工程建成后可构造全县供水“一张网”系统，为城乡居民生产生活提供有力的水资源保障。
该工程总投资7.29亿元，建设工期32个月，年引水量1459万立方米，建设内容主要包括57公里输水管道、8.3公里隧洞、15万方调蓄水池及泵站工程。其中，输水管道工程是控制全线施工质量的关键环节。
自2021年12月引洮二期庄浪应急供水工程项目开工建设以来，庄浪县坚持民生为上、治水为要，尊重科学、审慎决策、精心施工的原则，全力抓好项目建设管理，充分发扬一抓到底的工作作风，在保障建设进度的同时深入一线把好工程质量关、安全关、文明关、计量关、水保关、环保关、监测关等关口。在施工过程中，对每道工序实施严格贯彻技术复核，精准把控方法控制。同时，严格落实“三检制”“强制报验制”和监理复核程序，有效提高施工质量。
截至目前，输水隧洞建设累计完成隧洞掘进及一次支护6.6公里，占两条隧洞总长8.3公里的80%。完成形象进度投资3.63亿元，占总投资7.28亿元的49.9%，占2022年度投资任务3.8亿元的95.7%。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月30日 00:53:37