打造精品火车站 “零换乘”又近一步——中川机场环线铁路T3车站主体全面封顶_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

打造精品火车站 “零换乘”又近一步——中川机场环线铁路T3车站主体全面封顶

2022-09-02 22:42

建设模式 力促按期开工
2020年2月27日，项目可行性研究报告获省发改委批复，项目业主单位为甘肃铁投地方铁路有限公司。同年9月16日，项目初步设计获省发改正式批复。11月，甘肃铁投地方铁路公司与兰州局集团公司签订委托建设协议，项目委托兰州局集团公司代建。
环线铁路属于交通枢纽工程，与公路、机场、市政等平纵面交叉多，结构复杂，施工组织难度极大。

查看原图

为综合考虑交叉工程特点和工程建设时序，避免重复开挖及不必要的浪费，保证工程进度、质量和安全，认真分析研判，按照“以上代下、以大代小”的建设原则，地方铁路公司与省民航集团、兰州新区铁投签订机场综合交通中心GTC、环线铁路T3航站楼站、机场扩建市政配套工程建设管理协议，由三方联合选择一家施工单位实施GTC共建工程，同时以专业分包方式实施环线铁路与纬一路、兰张三四线等其余交叉共建工程。
施工图批复后，甘肃铁投地方铁路公司积极配合衔接机场、轨道等各单位尽快开展GTC共建部分的招标工作，经多次的沟通协调，于2021年6月中旬完成GTC共建部分工作，施工单位进场完成大临设施，组织完成T3航站楼站基坑施工安全专项方案，全面进入施工阶段。
同年7月中旬，项目完成其余各标段施工总承包及监理招标工作，施工单位全部进场，全线进入施工阶段。经核算，工程及监理招标额为26.96亿元，占批复概算投资37.19亿元的72.5%。

查看原图

大干400天 “零换乘”更近一步
2021年6月，环线铁路控制性工程中川机场T3站与机场三期综合交通中心（GTC）、兰州新区轨道交通预埋工程先期同步开工建设。2021年7月，环线铁路1号隧道、2号隧道、联络线隧道等其余站前工程全面开工建设。
中川机场T3站（以下简称“T3站”）是环线铁路控制性工程，位于T3航站楼与远期规划T4航站楼之间，紧贴T3航站楼南侧综合交通枢纽（GTC）下部。
工程开建以来，甘肃铁投地方铁路有限公司强化同机场方面的沟通协调，制定铁路、机场质量共检互认实施方案，优化施工组织，采取网格化平行施工的方式作业，强化深基坑开挖安全管控，着力打造精品工程。

查看原图

疫情期间，甘肃铁投地方铁路有限公司坚决做到疫情要防

上一页123下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月26日 20:24:05