【坚持两手抓 夺取双胜利】兰州：复工复商 干劲满满_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

【坚持两手抓 夺取双胜利】兰州：复工复商 干劲满满

2021-11-30 09:34

馆。项目总用地面积51.6万平方米，总建筑面积46.4万平方米，总投资54.14亿元，由容纳6万座的体育场、8000座的综合馆、3000座的游泳馆、3000座的网球馆及600间房的运动员公寓等“一场三馆+运动员公寓”及室外配套运动场地组成。
项目于2019年10月14日开始进行桩基施工，拟于2022年1月30日之前完成体育场、室外大平台、网球馆竣工验收，2022年3月30日之前完成综合馆、游泳馆的竣工验收。
突如其来的疫情，造成项目建设遇到不少困难：建筑主材无法进场、专业工程技术人员无法抵兰、现场建筑垃圾无法外运出场、施工人员防疫管控压力大……
“得益于政府部门的积极协调，在符合疫情防控要求的前提下，帮助我们的运输车辆开具通行证，确保了工程的顺利推进。”兰州奥体中心项目部总工程师胡义说道。
项目建设面临的另外一大问题就是人员的防疫管控。
“项目现场施工人员及管理人员加起来共3617人。”胡义说道，“疫情发生后，我们成立了以项目经理为组长的疫情防控领导小组，编制了完整可行的防疫控制方案，严格落实政府疫情防控要求，组织3617人进行了9轮核酸检测，做到了全员检测、应检尽检。”
胡义介绍，项目建设过程中，采取封闭式管理，对出入人员进行刷脸实名制登记并进行测温、查码，对进出场车辆登记消毒。人员三餐集中配送，实施分餐制，对工作区和生活区进行定时消杀作业和通风。同时储备了充足的防护服、一次性口罩、医用手套、酒精、消毒液、测温仪等防疫物资并有序发放使用。
“面积大，人员多，我们全面实施网格化管理。除了各项目场地常态化测温外，我们还按照施工人员名册进行抽查，时刻关注各场馆施工人员的身体健康状况，保障大家的生命安全。”
截至目前，兰州奥体中心场馆项目已完成全部施工内容的95%，后置专项工程处于扫尾和收边收口阶段，体育工艺及弱电智能化全面进入了安装调试阶段。
“目前，我们在做好常态化疫情防控工作的前提下，继续做好冬期施工及岁末年初安全生产工作，进一步抢抓黄金时间，按时按质高效地完成预定目标，如期兑现对兰州市民的庄重承诺，为第十五届省运会的顺利举办保驾护航！”胡义充满信心地说道。

上一页123下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月22日 17:29:45