【坚持两手抓 夺取双胜利】防疫情 保生产 中铁建工集团兰州机场三期项目部全力保障工程有序推进_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

【坚持两手抓 夺取双胜利】防疫情 保生产 中铁建工集团兰州机场三期项目部全力保障工程有序推进

2021-11-05 09:58

查看原图

中铁建工集团兰州中川国际机场三期综合交通枢纽项目建设平稳有序进行。
新甘肃·甘肃日报记者 蔡文正 通讯员 王湃
此次疫情发生以来，中铁建工集团兰州中川国际机场三期综合交通中心工程项目部第一时间安排部署疫情防控工作，在抓好疫情防控的同时确保生产经营，全力保障项目建设平稳有序推进。
项目部第一时间成立了疫情防控工作领导小组，对项目部、工地现场、工人生活区实行封闭管理，按要求填写上报单位员工排查情况表，加强各部门信息沟通与措施协作联动。项目党支部成立15人党员先锋队，制定疫情防控党员责任区，及时安排职工进行核酸检测。进出施工场地严格进行人员测温和健康码、行程码查验，严防疫情输入。

查看原图

项目部工作人员对工作区进行严格消杀。
同时，项目部及时采购储备防疫口罩近32万只，消毒液近2吨，防护服1000余件，工人生活区放置24台红外线测温仪，做好办公区、生活区、施工现场等公共区域的通风消杀，严格执行疫情日报告制度。

查看原图

项目部防疫物资供应充足。
项目部在从严从细做好疫情防控的前提下，有序组织施工生产，项目部第一时间对接相关单位，解决混凝土、钢筋等生产物资和设备运输问题，协调联系当地宾馆解决劳务用工住宿困难。对项目员工实行网格化管理，坚持每日工作总结，逐日梳理工程进展情况。疫情发生以来已办理运输车辆通行证50余张，完成钢筋进场7474.551吨，钢制周转料进场2500吨，木制周转料1895方，模板44795张，完成招标10余项保障现场施工生产。

查看原图

项目建设平稳有序进行。
项目部还依据项目工程施工时间制定施工进度计划表，把工程量细化到每一天、责任落实到每一个人，保质保量完成工期节点目标任务。截至10月31日，施工现场A区桩检完成100%，垫层浇筑施工完成80%，B区垫层浇筑施工完成90%，承台、底板防水施工完成70%，B区承台、底板防水施工完成80%，10月产值达到2.1亿元。

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月22日 04:25:05